# Domain Slices Backlog

Stand: 2026-03-31

Dieses Backlog gruppiert die offenen Arbeiten nach fachlichen/domänischen Blöcken statt nach Dateien.
Die Schätzungen sind Restaufwand auf Basis des aktuellen Worktrees und können sich nach Befund leicht ändern.

Aktuell geschnittene Domänenslices: `7`
Grobe Gesamtdauer über alle noch offenen Slices: `28-45h`

## Statuslegende

- `in_progress`: wird aktiv bearbeitet
- `ready`: fachlich geschnitten, kann als nächster Block umgesetzt werden
- `blocked`: fachlich bekannt, aber aktuell von anderem Slice abhängig
- `done`: abgeschlossen und validiert

## Offene Slices

| # | Slice | Status | Restaufwand | Kernziel |
|---|---|---|---:|---|
| 1 | Timeline Interaction, Overlays, Hover, SSE-State | in_progress | 6-10h | Stabile Timeline ohne Render-/Overlay-/Drag-Artefakte, auch bei View-Wechseln und Live-Updates |
| 2 | Holiday/Vacation Correctness and Explainability | ready | 4-6h | Feiertage und Urlaube konsistent in Timeline, Chargeability, Forecasts, Assistant und UI-Erklärungen |
| 3 | Assistant Parity, Policy Auto-Exposure, Advanced Queries | ready | 5-8h | Assistant kennt und nutzt denselben Berechtigungs- und Datenraum wie der Nutzer, inkl. komplexer Queries |
| 4 | Reports, Templates/Blueprints, Export Completeness | ready | 4-6h | Report Builder mit speicherbaren Vorlagen und vollständigen Exportgrößen wie SAH und Bezugsfaktoren |
| 5 | Notifications, Tasks, Broadcasts, Reminder Reliability | ready | 3-5h | Robuste Inbox-/Broadcast-/Reminder-Flows ohne leere Fanout- oder Persistenzkanten |
| 6 | Dashboard, Widgets, Explainability, First-Load Stability | ready | 4-6h | Dashboard zuverlässig ladbar, Widgets kompakt, nachvollziehbar und per Detail-Toggle kontrollierbar |
| 7 | DB Safety, Env Loading, Migration/Seed Discipline, Naming Cleanup | ready | 2-4h | Keine Raw-Prisma/Env-Fallen, kein versehentliches Seeding, keine operativen `planarchy`-Reste |

## Umsetzungshinweise

- Slice 1 ist der größte technische Risikoblock und beeinflusst direkt wahrnehmbare UX.
- Slice 2 und 3 hängen fachlich teilweise zusammen, können nach Slice 1 parallelisiert werden.
- Slice 4 profitiert von Slice 2, weil Feiertags-/Urlaubslogik als Export- und Reportgröße sichtbar werden muss.
- Slice 7 bleibt als Guardrail-Block parallel im Hintergrund wichtig, sollte aber keine Produktarbeit blockieren.

## Abhaklog

- [x] Assistant-Testlandschaft entlang echter Domänengrenzen weiter zerlegt und vollständig grün validiert
- [ ] Slice 1: Timeline Interaction, Overlays, Hover, SSE-State
  Fortschritt:
  Live `cellWidthRef` statt stale Snapshot im Drag-Pfad verdrahtet.
  Projekt-Drag zentralisiert finalisiert, sodass MouseUp/Canvas-Up nicht mehr parallel mutieren.
  `document`-Listener für Projekt-Drag, Allocation-Drag und Multi-Select werden beim Unmount sauber entfernt.
  Timeline-Popovers schließen bei Scroll/Resize nicht mehr sofort, sondern bleiben stabil sichtbar.
- [ ] Slice 2: Holiday/Vacation Correctness and Explainability
- [ ] Slice 3: Assistant Parity, Policy Auto-Exposure, Advanced Queries
- [ ] Slice 4: Reports, Templates/Blueprints, Export Completeness
- [ ] Slice 5: Notifications, Tasks, Broadcasts, Reminder Reliability
- [ ] Slice 6: Dashboard, Widgets, Explainability, First-Load Stability
- [ ] Slice 7: DB Safety, Env Loading, Migration/Seed Discipline, Naming Cleanup

## API Router Slice Inventory

Diese Liste ist die vollständige Arbeitsinventur für den aktuellen Architektur-Track
`packages/api/src/router`.
Ziel ist nicht eine inhaltliche Neuschreibung, sondern dünne Top-Level-Router:
Zod/Input, Permission-Wiring und Orchestrierung wandern in gezielte `*-procedure-support.ts`
oder benachbarte Support-Module, Verhalten und öffentliche Contracts bleiben stabil.

### Status

- `done`: bereits sauber extrahiert oder als dünner Kompositionsrouter erreicht
- `ready_now`: sinnvoller nächster Slice ohne bekannte Blocker
- `later`: fachlich sinnvoll, aber größer oder stärker querliegend
- `monitor`: aktuell dünn genug; nur anfassen, wenn dort neue Logik wächst
- `excluded_for_now`: bewusst aus dem aktuellen Batch ausgenommen

### Vollständige Router-Liste

| Router | Status | Priorität | Sinnvolle Slices |
|---|---|---:|---|
| `allocation.ts` | done | - | Aggregator bereits dünn; nur Support-Module weiter pflegen |
| `assistant.ts` | later | 3 | Chat loop, confirmation flow, insight generation, response shaping |
| `audit-log.ts` | monitor | 4 | Optional: list/detail reads und filter-building trennen, falls Auth/Wiring wächst |
| `blueprint.ts` | ready_now | 2 | summary/list reads, identifier reads, CRUD, role-preset mutation, global-field procedures |
| `calculation-rules.ts` | monitor | 4 | Aktuell klein; nur bei zusätzlicher Write-/Audit-Logik extrahieren |
| `chargeability-report.ts` | excluded_for_now | - | Bewusst zurückgestellt; erst nach Freigabe des geblockten Bereichs |
| `client.ts` | ready_now | 2 | list/tree reads, identifier reads, CRUD/deactivate, sort-order batch mutation |
| `comment.ts` | done | - | Bereits in `comment-procedure-support.ts` ausgelagert |
| `computation-graph.ts` | monitor | 4 | Bereits Kompositionsrouter; nur bei zusätzlicher Orchestrierung weiter schneiden |
| `country.ts` | ready_now | 2 | list/identifier reads, country CRUD, metro-city CRUD |
| `dashboard.ts` | excluded_for_now | - | Bewusst zurückgestellt; hoher Querschnitt und paralleler Scope |
| `dispo.ts` | ready_now | 2 | workbook input schemas, staging/validation, staged-read procedures, resolve/commit/cancel mutations |
| `effort-rule.ts` | ready_now | 1 | list/detail reads, CRUD/default toggle, preview, apply-rules mutation |
| `entitlement.ts` | excluded_for_now | - | Bewusst zurückgestellt; größerer Fachblock |
| `estimate.ts` | later | 3 | commercial reads, demand line writes, phasing, version workflow, aggregate read models |
| `experience-multiplier.ts` | ready_now | 1 | list/detail reads, CRUD/default toggle, preview, apply-rules mutation |
| `holiday-calendar.ts` | ready_now | 2 | calendar CRUD, entry CRUD; catalog/resolution reads sind schon separat |
| `import-export.ts` | ready_now | 3 | export reads, import preview/validation, file-bound orchestration |
| `insights.ts` | ready_now | 3 | anomaly/summary reads, cached narrative read, AI narrative mutation |
| `management-level.ts` | ready_now | 1 | group reads/writes, level writes/delete, audit helper extraction |
| `notification.ts` | excluded_for_now | - | Bewusst zurückgestellt; zu groß für den aktuellen Batch |
| `org-unit.ts` | ready_now | 3 | list/tree reads, identifier reads, CRUD/deactivate |
| `project.ts` | monitor | 4 | Bereits stark komponiert; optional nur `list` und `getById` separat ziehen |
| `rate-card.ts` | ready_now | 1 | list/detail/match reads, card CRUD, line CRUD, replace-lines/batch operations |
| `report.ts` | done | - | Bereits in `report-template-procedure-support.ts` ausgelagert |
| `resource.ts` | monitor | 4 | Top-Level dünn; tieferliegende Shared-Read-Module sind separat zu betrachten |
| `role.ts` | done | - | Bereits in `role-procedure-support.ts` ausgelagert |
| `scenario.ts` | done | - | Bereits in `scenario-procedure-support.ts` ausgelagert |
| `settings.ts` | done | - | Bereits in `settings-procedure-support.ts` ausgelagert |
| `staffing.ts` | done | - | Aggregator bereits dünn |
| `system-role-config.ts` | monitor | 4 | Klein genug; nur bei wachsender Audit-/Validation-Logik schneiden |
| `timeline.ts` | done | - | Bereits auf dünnen Aggregator umgestellt |
| `user.ts` | excluded_for_now | - | Bewusst zurückgestellt; hoher Querschnitt und paralleler Scope |
| `utilization-category.ts` | monitor | 4 | Klein genug; nur bei zusätzlicher Komplexität schneiden |
| `vacation.ts` | done | - | Bereits auf dünnen Aggregator umgestellt |
| `webhook.ts` | monitor | 4 | Noch tragbar; optional später read/write separation |

### Empfohlene Reihenfolge

1. `rate-card.ts`
2. `effort-rule.ts`
3. `experience-multiplier.ts`
4. `management-level.ts`
5. `blueprint.ts`
6. `client.ts`
7. `country.ts`
8. `holiday-calendar.ts`
9. `dispo.ts`
10. `insights.ts`
11. `import-export.ts`
12. `org-unit.ts`

### Phase 2: Tieferliegende Hotspots Hinter Bereits Dünnen Routern

Diese Slices betreffen nicht mehr primär den Top-Level-Router, sondern große Read-/Procedure-Module
im selben Architektur-Track. Sie sind sinnvoll, sobald der aktuelle Router-Arbeitsvorrat abgearbeitet ist.

| Slice | Priorität | Betroffene Module | Ziel |
|---|---:|---|---|
| Allocation Mutation Decomposition | 1 | `allocation-assignment-procedures.ts` | Assignment-Transaktionen, Audit, Events, Webhooks und Budget-Folgelogik weiter trennen |
| Vacation Read Separation | 1 | `vacation-read.ts`, `vacation-management-procedures.ts` | Ownership, Anonymisierung, Holiday-Preview und Query-Varianten sauberer schneiden |
| Estimate Write Router Slimming | 1 | `estimate.ts` plus benachbarte Estimate-Module | Write-Orchestrierung, version workflow und error translation aus dem Router ziehen |
| Staffing Read Pipeline Split | 1 | `staffing-suggestions-read.ts`, `staffing-capacity-read.ts`, `staffing-best-project-resource.ts` | gemeinsame Load-/Ranking-/Response-Pipeline extrahieren |
| Report Engine by Execution Mode | 2 | `report-query-engine.ts`, `report-query-config.ts` | generische Reports, `resource_month`-Sonderfall und Exportpfade klar trennen |
| Computation Graph Read Model Split | 2 | `computation-graph-resource.ts`, `computation-graph-project.ts` | Snapshot-Building, Forecasting und Graph-Assembly entkoppeln |

### Explizit Ausgeschlossen Im Aktuellen Batch

- `packages/api/src/router/assistant-tools.ts`
- `packages/api/src/router/assistant-tools/*`
- `packages/api/src/router/chargeability-report.ts`
- `packages/api/src/router/dashboard.ts`
- `packages/api/src/router/entitlement.ts`
- `packages/api/src/router/notification.ts`
- `packages/api/src/router/resource-read-shared.ts`
- `packages/api/src/router/resource-summary-read.ts`
- `packages/api/src/router/user.ts`
- `packages/api/src/__tests__/timeline-router.test.ts`
- `packages/api/src/__tests__/vacation-router.test.ts`

### Bereits Erledigte Router-Slices In Dieser Serie

- `timeline`: read schemas, holiday/project/allocation/shift support extrahiert
- `vacation`: create procedures extrahiert
- `comment`: comment procedures extrahiert
- `scenario`: scenario procedures extrahiert
- `report`: report template procedures extrahiert
- `role`: role write procedures extrahiert
- `settings`: settings procedures extrahiert
